Trang thông tin điện tử phường Chơn Thành

https://chonthanh.dongnai.gov.vn

PHƯỜNG CHƠN THÀNH ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐO ĐẠC, KIỂM ĐẾM VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG DỰ ÁN CAO TỐC GIA NGHĨA – CHƠN THÀNH

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua phường Chơn Thành đã tập trung triển khai quyết liệt công tác đo đạc, kiểm đếm và bồi thường phục vụ Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
Theo báo cáo tổng hợp đến ngày 18/11/2025, nhiều nội dung quan trọng đã hoàn thành đúng tiến độ. Phường đã ban hành 335/335 thông báo thu hồi đất (đạt 100%), hoàn thành kiểm đếm toàn bộ 335 thửa đất với tổng diện tích khoảng 40,2 ha. Công tác xác minh nguồn gốc đất được thực hiện liên tục, đến nay đã xác nhận 188 hộ(270/335 thửa), đạt 80,6%, hiện chỉ còn 11 hồ sơ đang hoàn thiện và dự kiến giải quyết trong tuần làm việc thứ 47/2025.
image002
Cán bộ chuyên môn thực hiện đo đạc, xác lập mốc ranh thực địa theo hồ sơ kỹ thuật dự án cao tốc
Công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 182/335 thửa tự nguyện bàn giao, tương ứng 26,62 ha, đạt 66% tổng diện tích cần thu hồi. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tham mưu phê duyệt 06 đợt bồi thường cho 62 thửa, với tổng kinh phí hơn 90,36 tỷ đồng.
Song song với các thủ tục hành chính, các tổ công tác của phường thường xuyên xuống hiện trường để đo đạc mốc ranh, rà soát bản đồ kỹ thuật, kiểm tra sai số, đồng thời hướng dẫn và trao đổi trực tiếp với người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Những buổi làm việc thực địa này góp phần đẩy nhanh quá trình thống nhất diện tích, ranh giới và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.
Thời gian tới, phường Chơn Thành tiếp tục duy trì công tác kiểm tra hiện trường, tăng cường tuyên truyền, đối thoại với các hộ dân còn vướng mắc, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất để sớm hoàn tất hồ sơ còn tồn. Phường quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để dự án cao tốc được triển khai đúng tiến độ.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây